## Descrizione

L'editor delle attività è utilizzato per creare, modificare ed eliminare attività.

Le attività possono essere organizzate in una struttura ad albero gerarchica a qualsiasi profondità.

## Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce il modo per creare, eliminare e calcolare le milestone:

Pulsante | Scorciatoia | Descrizione
Aggiungi attività | &Ctrl;I | Casella a discesa per creare un'attività o una milestone. Il nuovo elemento viene posizionato dopo l'elemento attualmente selezionato sullo stesso livello dell'elemento selezionato. Se non viene selezionato alcun elemento, il nuovo elemento viene aggiunto al livello superiore.
| &Ctrl;&Alt;I
Aggiungi sotto-attività | &Ctrl;&Shift;I | Casella a discesa per creare una sotto-attività o sotto-milestone. Il nuovo articolo viene aggiunto come figlio all'elemento attualmente selezionato.
| &Ctrl;&Shift;&Alt;I
Elimina attività | Elimina | Elimina le attività selezionate.
Aumenta il rientro dell'attività |  | Aggiunge l'attività selezionata come figlia all'attività precedente.
Riduci il rientro dell'attività |  | Sposta l'attività selezionata di un livello in alto, inserendola dopo l'attività principale attuale.
Sposta in alto |  | Sposta l'attività selezionata in alto di una posizione.
Sposta in basso |  | Sposta l'attività selezionata in basso di una posizione.

Notare che è possibile anche spostare o copiare le attività trascinandole e rilasciando o con copia/incolla.

## Modificare i dati

I dati possono essere modificati in linea come descritto qui o utilizzando la finestra Impostazioni attività.

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna | Descrizione
Nome | Il nome dell'attività.
Stato | Stato dell'attività
Responsabile | Il responsabile di questa attività.
Ripartizione | Elenco dell'assegnazione delle risorse.
Tipo | Il tipo di attività o il tipo di stima dell'attività. Il tipo può essere impostato su Milestone, Lavoro o Durata. Nota: Se il tipo è Riepilogo o Progetto il tipo non è modificabile.
Calendario | Il calendario usato quando il tipo di stima è la durata.
Stima | La stima più probabile. La stima è la quantità prevista di lavoro o tempo necessario per completare un'attività. Può essere espressa in diverse unità: h (ore), d (giorni), w (settimane) e M (mesi).
Rapporto ottimistico | Stima ottimistica espressa come percentuale negativa della stima più probabile. (Ad es. -20%). Viene utilizzato solo se è utilizzata una distribuzione PERT.
Rapporto pessimistico | Stima pessimistica espressa come percentuale positiva della stima più probabile. (Ad es. 50%). Viene utilizzato solo se è utilizzata una distribuzione PERT.
Rischio | Il rischio interessa la distribuzione PERT usata quando si calcola la stima effettiva dell'attività.
Vincolo | Il tipo di vincolo temporale.
Inizio del vincolo | Ora di inizio del vincolo.
Fine del vincolo | Ora di fine del vincolo.
Conto corrente | Conto per i costi di esercizio.
Conto di apertura | Conto per il costo incontrato all'inizio dell'attività.
Costo di apertura | Il costo sostenuto all'apertura dell'attività.
Conto di chiusura | Conto per il costo incontrato alla chiusura dell'attività.
Costo di chiusura | Il costo sostenuto alla chiusura dell'attività.
Descrizione | Note delle attività.

## Area di aggancio dei moduli di attività

I moduli delle attività sono gruppi di attività che possono essere riutilizzati in diversi progetti.

Ciò consente di attingere all'esperienza passata e di standardizzare operazioni simili.

Un modulo delle attività viene inserito nel progetto trascinandolo dall'area di aggancio e rilasciandolo nel progetto.

Un modulo delle attività è un normale file di Plan ed è progettato utilizzando Plan allo stesso modo della progettazione di un normale progetto.

Un modulo delle attività, tuttavia, in genere include solo attività, stime e dipendenze.

Il nome del progetto viene visualizzato nell'area di aggancio e la descrizione è utilizzata come suggerimento.

Un modulo può essere aperto per ispezione o modificato facendo doppio clic sul modulo.

I moduli possono essere raggruppati memorizzandoli in diverse cartelle. La posizione in cui cercarli è configurata tramite la finestra Impostazioni progetto.

I valori predefiniti per i nuovi progetti possono essere definiti utilizzando la finestra di configurazione di Plan.

## Area di aggancio delle risorse

L'area di aggancio Risorse offre un modo semplice per allocare le risorse alle attività selezionando le risorse necessarie e trascinandole sulla colonna Allocazione.

Una risorsa può anche essere rilasciata nella colonna Responsabile.

## Area di aggancio delle allocazioni

L'area di aggancio Allocazioni visualizza l'allocazione attuale delle risorse per l'attività selezionata.

## Configurazione

Utilizzando il menu contestuale, la vista può essere configurata per mostrare/nascondere il progetto, dividere/riunire la vista ad albero o può essere configurata utilizzando la finestra di configurazione.

La finestra di configurazione consente di personalizzare la quantità di informazioni visualizzate dalla vista in base alle proprie esigenze. |