## Descripció

La vista Estat de la tasca s'utilitza per a inspeccionar la informació sobre el progrés de la tasca durant un període, establert a la configuració.

Les tasques es divideixen en grups que dependran de l'estat de la tasca:

No s'ha començat | Les tasques que ja s'haurien d'haver iniciat.
En execució | Les tasques que s'han iniciat, però que encara no s'han acabat.
Finalitzada | Les tasques que s'han acabat durant aquest període
Següent període | Les tasques que estan planificades per a començar durant el pròxim període.

## Editar les dades

La informació sobre el progrés es pot editar a la línia com es descriu aquí o emprant el diàleg de progrés de la tasca. |

De manera predeterminada es mostren les columnes següents:

Columna | Descripció
Nom | El nom de la tasca.
Estat | Estat de la tasca
% de compleció | Compleció de la tasca
Esforç planificat | La quantitat de treball planejat per a ser utilitzat al final del període actual.
Esforç real | La quantitat de treball invertit.
Esforç restant | L'esforç restant necessari per a completar la tasca.
Cost planificat | El cost planificat al final del període actual.
Cost real | El cost real incorregut.
Començament real | El temps de començament real de la tasca.
Finalització real | El temps real de finalització de la tasca.

## Configurar

Utilitzant el menú contextual, la vista es podrà configurar per a dividir/no dividir la vista en arbre o es podrà configurar utilitzant el diàleg de configuració.

El diàleg de configuració permet personalitzar la quantitat d'informació que mostra la vista per a satisfer les vostres necessitats. |