## Descripció

L'Editor de tasques s'empra per a crear, editar i suprimir les tasques.

Les tasques es poden organitzar en una estructura en arbre jeràrquica a qualsevol profunditat.

## Barra d'eines

La barra d'eines proporciona els mitjans per a crear, suprimir i moure les tasques i fites:

Botó | Drecera | Descripció
Afegeix una tasca | &Ctrl;I | Llista desplegable per a crear una tasca o fita. L'element nou es col·loca després de l'element seleccionat al mateix nivell que l'element seleccionat. Si no se selecciona cap element, l'element nou s'annexarà al nivell superior.
| &Ctrl;&Alt;I
Afegeix una subtasca... | &Ctrl;&Maj;I | Llista desplegable per a crear una subtasca o fita. L'element nou s'annexarà com a element fill a l'element seleccionat.
| &Ctrl;&Maj;&Alt;I
Suprimeix la tasca | Suprimeix | Suprimeix les tasques seleccionades.
Sagna la tasca |  | Annexa la tasca seleccionada com a filla de la tasca anterior.
Dessagna la tasca |  | Mou la tasca seleccionada un nivell cap amunt, inserint-la després de la seva tasca pare actual.
Mou amunt |  | Mou la tasca seleccionada un lloc cap amunt.
Mou avall |  | Mou la tasca seleccionada un lloc cap avall.

Recordeu que també podreu moure o copiar tasques emprant arrossega i deixa anar o copia/enganxa.

## Editar les dades

Les dades es poden editar a la línia com es descriu aquí o emprant el diàleg Configuració de la tasca.

De manera predeterminada es mostren les columnes següents:

Columna | Descripció
Nom | El nom de la tasca.
Estat | Estat de la tasca
Responsable | La persona responsable d'aquesta tasca.
Adjudicació | Llista d'assignacions dels recursos.
Tipus | El tipus de tasca del tipus estimat de la tasca. El tipus es pot establir a Fita, Esforç o Durada. Nota: Si el tipus és Resum o Projecte, el tipus no és editable.
Calendari | El calendari emprat quan el tipus estimat és la Durada.
Estimat | L'estimació més probable. L'estimació és la quantitat esperada d'esforç o temps necessari per a completar una tasca. Es pot expressar en diferents unitats: h (hores), d (dies), w (setmanes) i M (mesos).
Interval optimista | Estimació optimista expressada com un percentatge negatiu de l'estimació més probable. (P. ex., -20%). Això només es fa servir si s'utilitza una distribució PERT.
Interval pessimista | Estimació pessimista expressada com un percentatge positiu de l'estimació més probable. (P. ex., 50%). Això només es fa servir si s'utilitza una distribució PERT.
Risc | El risc controla la distribució PERT emprada quan es calcula l'estimació real per a aquesta tasca.
Restricció | El tipus de restricció del temps.
Començament de la restricció | Temps de començament de la restricció.
Finalització de la restricció | Temps de finalització de la restricció.
Compte operatiu | Compte per a costos operatius.
Compte inicial | Compte per a deutes a l'inici de la tasca.
Cost inicial | El deute a l'inici de la tasca.
Compte de tancament | Compte per al deute al tancament de la tasca.
Cost del tancament | El deute al tancament de la tasca.
Descripció | Notes de la tasca.

## Acoblador Mòduls de tasques

Els Mòduls de tasques són grups de tasques que poden reutilitzar-se en tots els projectes.

Permet recórrer a experiències passades i estandarditzar operacions similars.

Per inserir un mòdul de tasques en el vostre projecte, arrossegueu-lo des de l'acoblador i deixeu-lo anar en el projecte.

Un mòdul de tasques és un fitxer pla normal, i està dissenyat utilitzant el Plan de la mateixa manera que es dissenya un projecte normal.

No obstant això, un mòdul de tasques generalment només inclou tasques, estimacions i dependències.

El nom del projecte es mostra a l'acoblador i la descripció s'utilitza com a consell d'eina.

Es pot obrir un mòdul per a la seva inspecció o edició fent doble clic sobre el mòdul.

Els mòduls es poden agrupar emmagatzemant-los en carpetes diferents. On la cerca es configura mitjançant el diàleg Configuració del projecte.

Els valors predeterminats per als projectes nous es poden definir utilitzant el diàleg de configuració del Plan.

## Acoblador Recursos

L'acoblador Recursos ofereix una manera senzilla d'adjudicar els recursos a les tasques seleccionant els recursos que necessiteu i arrossegant-los a la columna Adjudicació.

També es pot deixar anar un recurs a la columna Responsable.

## Acoblador Adjudicacions

L'acoblador Adjudicacions mostra l'adjudicació actual dels recursos per a la tasca seleccionada.

## Configurar

Utilitzant el menú contextual, la vista es podrà configurar per mostrar/ocultar el Projecte, dividir / no dividir la vista en arbre o es podrà configurar utilitzant el diàleg de configuració.

El diàleg de configuració permet personalitzar la quantitat d'informació que mostra la vista per a satisfer les vostres necessitats. |